# prisk_input

AssetNr: 1
RiskNr: 6
Hazard: Fehlende Vertragsbindung GÜ
Type: TIA
Rational:
Mögliche Preissteigerungen im weiteren Vergabeprozess. Zweistufige Angebotsphase, dabei Mehrkosten möglich durch Bindung an Anbieter.


AssetNr: 1
RiskNr: 7
Hazard: Satzungsbeschluss Bebauungsplan
Type: TIA
Rational:
Planungsrecht §33 Stand noch nicht bestätigt, Baugenehmigung alle Gebäude ebenfalls betroffen. Schadensersatz von Hotel, andere Mieter


AssetNr: 7
RiskNr: 27
Hazard: Änderung Freianlagen und Spielewelt
Type: TIA
Rational:
Unsicherheit im Planungsprozess mit GF der Projektgesellschaft, ggf. Neugestaltung der Freianlagen, inkl. Biodiversitätskonzept und folgender Zertifizierung.


